\subsection{Project Plan}

\begin{tabularx}{6in}{llr}
  Task \hspace{3in} & Who \hspace{1in} & When \\
  \hline
  \textbf{Preliminary design} & & \textbf{4/13} \\

  Detailed specs for XML loader & Austin & 4/16 \\
  Detailed specs for game internals & Dan & 4/16 \\
  Detailed specs for UI & Albert & 4/16 \\
  Detailed specs for property framework & Zack & 4/16 \\
  Agree on detailed specs & & 4/17 \\
  XML loader & Austin & 4/21 \\
  Basic UI & Albert & 4/21 \\
  Game loop & Dan & 4/21 \\
  Property framework & Zack & 4/21 \\
  Standard gizmos & Austin & 4/25 \\
  Collision mechanism
   \footnote{Modulo flippers} & Dan & 4/25 \\
  $\R^2$ renderer/drawers
   \footnote{Using just drawing primitives} & Zack & 4/25 \\
  Player interaction mode & Albert & 4/25 \\

  \textbf{Preliminary release} & & \textbf{4/27} \\

  Plan and schedule amendment & & 4/28 \\
  Finish flippers & Austin & 5/7 \\
  XML saver & Austin & 5/7 \\
  Prettify $\R^2$ drawers & Zack & 5/7 \\
  Editor display & Dan & 5/7 \\
  Editor interaction mode & Albert & 5/7 \\
  Property table & Zack & 5/7 \\
  Finish implementing amendment & & 5/9 \\

  \textbf{Implementation and Critique} & & \textbf{5/11} \\
\end{tabularx}
